greek_downloads/Οικονομική Έκθεση METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (2024,Εξαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη)/images/page_60.png
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο   
 
 
 
 
 
 
 60 
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024 
 
 
 
 
C. Κύριοι Παράγοντες Κινδύνου: 
1. Υπερβάσεις 
κόστους 
και 
χρονοδιαγράμματος κατά την εκτέλεση 
νέων 
έργων 
ή 
δραστηριοτήτων 
λειτουργίας και συντήρησης (Ο&Μ). 
2. Καθυστερήσεις στην παράδοση του 
έργου. 
3. Αποτυχία αποτελεσματικής διαχείρισης 
της μη τήρησης των συμβατικών 
δεσμεύσεων 
από 
τρίτα 
μέρη 
(αποχώρηση από έργο). 
E. Διαχείριση και Αντιμετώπιση Κινδύνου: 
Η ορθή εκτέλεση και παράδοση έργων αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για τη Metlen, η οποία επιτυγχάνεται μέσω μιας 
δομημένης διαδικασίας σχεδιασμού και παρακολούθησης έργων 
καθώς και μέσω μακροπρόθεσμων, ισχυρών επιχειρηματικών 
σχέσεων με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. 
Ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση και η υποβολή αναφορών 
σχετικά με την εκτέλεση των έργων επιτυγχάνεται μέσω 
καθιερωμένων διαδικασιών διαχείρισης έργων, οι οποίες 
επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται τακτικά. 
Η Metlen καθορίζει με σαφήνεια τους ρόλους, τις αρμοδιότητες, τα 
ορόσημα και τις αντίστοιχες εργασίες, μέσω της θέσπισης της 
διακυβέρνησης των έργων πριν την έναρξή τους, εξασφαλίζοντας 
τη βέλτιστη σύνθεση των ικανοτήτων στις ομάδες έργου και τον 
έγκαιρο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, τα 
στάδια του προκαταρκτικού ελέγχου και του σχεδιασμού του 
εκάστοτε έργου περιλαμβάνουν ενέργειες αναγνώρισης και 
αξιολόγησης κινδύνων. 
Επιπλέον, η Metlen πραγματοποιεί ενδελεχείς αξιολογήσεις των 
προμηθευτών, των υπεργολάβων και των εξωτερικών συνεργατών 
της πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής 
συμφωνίας. Παράλληλα, έχουν θεσπιστεί διαδικασίες για τη 
διασφάλιση της παρακολούθησης της απόδοσής τους καθ' όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Επιπρόσθετα, οι ομάδες έργου 
διενεργούν απολογισμό των πεπραγμένων στο τέλος κάθε έργου 
προκειμένου να αποκτήσουν μια γενική εικόνα της συνολικής 
εκτέλεσης και των αποτελεσμάτων τους, με στόχο την εξαγωγή 
συμπερασμάτων που θα βελτιώσουν την απόδοση σε μελλοντικά 
έργα.
<div>
<p>Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο</p>
<p>60</p>
<p>από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2024</p>
<p>C. Κύριοι Παράγοντες Κινδύνου:</p>
<p>1. Υπερβάσεις</p>
<p>κόστους</p>
<p>και</p>
<p>χρονοδιαγράμματος κατά την εκτέλεση</p>
<p>νέων</p>
<p>έργων</p>
<p>ή</p>
<p>δραστηριοτήτων</p>
<p>λειτουργίας και συντήρησης (Ο&Μ).</p>
<p>2. Καθυστερήσεις στην παράδοση του</p>
<p>έργου.</p>
<p>3. Αποτυχία αποτελεσματικής διαχείρισης</p>
<p>της μη τήρησης των συμβατικών</p>
<p>δεσμεύσεων</p>
<p>από</p>
<p>τρίτα</p>
<p>μέρη</p>
<p>(αποχώρηση από έργο).</p>
<p>E. Διαχείριση και Αντιμετώπιση Κινδύνου:</p>
<p>Η ορθή εκτέλεση και παράδοση έργων αποτελεί βασική</p>
<p>προτεραιότητα για τη Metlen, η οποία επιτυγχάνεται μέσω μιας</p>
<p>δομημένης διαδικασίας σχεδιασμού και παρακολούθησης έργων</p>
<p>καθώς και μέσω μακροπρόθεσμων, ισχυρών επιχειρηματικών</p>
<p>σχέσεων με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.</p>
<p>Ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση και η υποβολή αναφορών</p>
<p>σχετικά με την εκτέλεση των έργων επιτυγχάνεται μέσω</p>
<p>καθιερωμένων διαδικασιών διαχείρισης έργων, οι οποίες</p>
<p>επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται τακτικά.</p>
<p>Η Metlen καθορίζει με σαφήνεια τους ρόλους, τις αρμοδιότητες, τα</p>
<p>ορόσημα και τις αντίστοιχες εργασίες, μέσω της θέσπισης της</p>
<p>διακυβέρνησης των έργων πριν την έναρξή τους, εξασφαλίζοντας</p>
<p>τη βέλτιστη σύνθεση των ικανοτήτων στις ομάδες έργου και τον</p>
<p>έγκαιρο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, τα</p>
<p>στάδια του προκαταρκτικού ελέγχου και του σχεδιασμού του</p>
<p>εκάστοτε έργου περιλαμβάνουν ενέργειες αναγνώρισης και</p>
<p>αξιολόγησης κινδύνων.</p>
<p>Επιπλέον, η Metlen πραγματοποιεί ενδελεχείς αξιολογήσεις των</p>
<p>προμηθευτών, των υπεργολάβων και των εξωτερικών συνεργατών</p>
<p>της πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής</p>
<p>συμφωνίας. Παράλληλα, έχουν θεσπιστεί διαδικασίες για τη</p>
<p>διασφάλιση της παρακολούθησης της απόδοσής τους καθ' όλη τη</p>
<p>διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Επιπρόσθετα, οι ομάδες έργου</p>
<p>διενεργούν απολογισμό των πεπραγμένων στο τέλος κάθε έργου</p>
<p>προκειμένου να αποκτήσουν μια γενική εικόνα της συνολικής</p>
<p>εκτέλεσης και των αποτελεσμάτων τους, με στόχο την εξαγωγή</p>
<p>συμπερασμάτων που θα βελτιώσουν την απόδοση σε μελλοντικά</p>
<p>έργα.</p>
</div>